\section{Burndown charts}
En esta sección hablaremos del acompañamiento de la técnica mediante la exposición de los burndown charts.

No imprimimos los que proveía la herramienta debido  que los mismos no actualizaban los gráficos correctamente, no sabemos por qué.

 \begin{figure}[h]
  %\centering
    \includegraphics[scale=0.7]{bdchartHoras.png}
  \caption{burndown chart en horas }
  \label{bdhoras}
\end{figure}

Como podemos ver en la figura \ref{bdhoras} en todo momento fuimos atrasados con respecto a lo ideal, o lo proporcional diariamente.

A su vez la diferencia fue mucho menor a medida qu se acercó la fecha de entrega, el diargama no lo muestra pero se trabajó
en diversas tareas de varias US distintas al mismo tiempo.

 \begin{figure}[h]
  %\centering
    \includegraphics[scale=0.7]{bdchartSps.png}
  \caption{burndown chart user stories}
  \label{bdsp}
\end{figure}

\newpage
Como podemos apreciar en la figura \ref{bdsp}. Hasta el dia 15 parecería no avanzar demasiado, eso es porque las US
aún no estaban completas, porque que se trabajó en varias tareas simultaneamente.
El salto abrupto después del día 25 se debe a la culminación del diseño.

Como observación final notemos que sin ambos diagramas no podemos establecer una relación entre lo hecho y la finalización 
de las user stories.








